# 当前发布面清单

最后更新：2026-06-23  
生产基线：`v0.1.50`  
公网 Web：`https://saas.xiaoxiajianji.com/`  
公网 API：`https://saas-api.xiaoxiajianji.com/`  

---

## 1. 当前定位

当前 SaaS 版是视频处理/自动生成 MVP，已打通：

登录 → 工作空间 → 项目 → 素材库 → 上传素材 → 素材诊断 → 标题库 → 剪辑计划预览 → 确认生成真实 MP4 → 任务中心追踪 → 成片中心复核/预览/下载。

当前版本不是完整智能自动剪辑平台。旧版桌面软件中的模板编排、ASR/TTS/BGM/转场等能力，已进入后续升级路线，但不属于当前已开放能力。

---

## 2. 已开放并已验证

### 2.1 账号与认证

- 用户注册。
- 用户登录。
- 获取当前用户 `/auth/me`。
- 401 时清理前端过期登录态。
- 刷新/直接进入受保护页面时校验本地 token。

生产验证：

- `public_auth_flow=ok`

### 2.2 工作空间

- 创建工作空间。
- 查询工作空间列表。
- 进入工作空间详情。
- 工作空间成员基础权限校验。

生产验证：

- 公网 auth smoke 中 `/workspaces` 返回 200。

### 2.3 项目

- 创建项目。
- 查询项目。
- 通过项目详情恢复 workspace 上下文。
- 进入项目素材页、生成页、结果页。

生产验证：

- 项目详情 smoke 已通过。
- 直接 URL/刷新后的项目上下文恢复已修复并发布。

### 2.4 素材与素材库

- 创建项目级素材库。
- 上传单个素材。
- 批量上传素材。
- 上传后创建 ingest job。
- 查询 ingest job 状态。
- 素材上传会校验 workspace/project/library 归属关系。

生产验证：

- `public_upload_flow=ok`
- `public_batch_upload_flow=ok`

### 2.5 标题库

- 项目级标题库。
- 新增、启用/停用、常用标记。
- 搜索和分类筛选。
- 生成页可手选标题。
- 未手选时自动优先选择常用且低使用次数标题。
- 生成成功后回写标题使用次数。

生产验证：

- 浏览器 E2E `core-titles.spec.ts` 通过。
- 浏览器 E2E `core-generation.spec.ts` 验证标题选择和使用次数回写。

### 2.6 视频生成

- 创建生成任务。
- Worker 异步执行生成。
- 轮询生成任务状态。
- 生成真实 MP4。
- 生成失败提示已初步人话化。
- Worker 生产默认并发限制为 1，降低小机器 FFmpeg 并发风险。

生产验证：

- `public_generation_flow=ok`

### 2.7 成片中心

- 成片列表。
- 生成参数记录：素材库、标题、输出参数。
- 成片预览入口：暂无封面时使用成片文件预览。
- 签名下载。
- 批量获取下载地址。
- 复核状态：待复核、可发布、需返工。

生产验证：

- 浏览器 E2E `core-generation.spec.ts` 验证成片列表、预览入口、复核状态、生成参数、签名下载。

### 2.8 任务中心

- 项目级统一任务列表。
- 支持素材导入任务和视频生成任务。
- 展示任务类型、状态、进度、当前步骤、原始错误和用户可读错误。
- 失败任务可重新排队重试。
- 任务中心按项目 workspace 成员权限隔离。

生产验证：

- 浏览器 E2E `core-generation.spec.ts` 验证生成任务进入任务中心并显示完成状态。

### 2.9 模板与剪辑计划

- 项目级基础节奏模板。
- EditPlan 和 EditPlanClip 数据模型。
- 按素材状态和质量分自动选片。
- 生成页先展示剪辑计划预览。
- 用户确认剪辑计划后再发起生成。
- 生成任务和成片参数绑定 `edit_plan_id`。
- 剪辑计划按项目 workspace 成员权限隔离。

生产验证：

- 浏览器 E2E `core-generation.spec.ts` 验证剪辑计划预览、确认生成、成片参数回写 `edit_plan_id`。

### 2.10 权限边界

当前已验证：

- 匿名访问 `/auth/me` 返回 401。
- 匿名访问工作空间返回 401。
- 匿名访问项目详情返回 401。
- 非成员访问他人项目返回 403。
- 非成员访问他人素材库返回 404。
- 非成员上传到他人项目/素材库返回 403。
- 匿名访问素材列表返回 401。
- 非成员访问他人素材列表返回 403。
- 匿名访问生成任务返回 401。
- 非成员访问他人生成任务返回 403。
- 非成员访问他人生成结果返回 403。
- 非成员访问他人成片详情/下载 URL 返回 403 或 404。

生产验证：

- `public_boundary_flow=ok`，覆盖 project、asset-library、assets、upload、generation task、generation results、generated video download 边界。

### 2.9 生产发布与监控

- 生产发布使用 tag 触发。
- runtime-builder 构建 API/Worker 镜像和 Web 产物。
- 生产机只接收 artifact、`docker load`、迁移数据库、重启容器和健康检查。
- 生产 API `/health` 返回真实发布版本。
- 生产 Worker 默认 `WORKER_CONCURRENCY=1`。
- 生产资源巡检 cron 已启用，每 5 分钟写入 `/var/lib/xiaoxia-ci/duty_report.json`。

生产验证：

- `https://saas-api.xiaoxiajianji.com/health` 返回 `version: v0.1.50`。
- 最新巡检报告显示 API/Web/容器/版本正常，无 alerts。

---

## 3. 明确暂未开放

这些功能未完成后端闭环，必须禁用或显示“暂未开放”，不得假成功。

- 订阅升级、支付、配额变更。
- 账单、发票、账单下载。
- Admin 后台：用户管理、数据分析、系统监控、日志查看。
- Profile 高级设置：资料编辑、通知偏好、账号安全、会话管理。
- 全局项目列表。
- 全局成员管理。
- 素材智能视图/缺口诊断已开放基础版：推荐、慎用、高风险、未分类、最近上传、未使用、已使用、待复核、配音统计、准备度评分、生成前 critical 缺口拦截。
- 复核操作入口已开放基础版：素材页支持通过/拒绝，拒绝素材计入高风险。
- 成片中心已开放基础版：成片列表、生成参数、预览入口、签名下载、批量下载入口、复核状态。
- 统一任务中心和任务重试。
- 模板与剪辑计划已开放基础版：基础节奏模板、自动选片、剪辑计划预览、确认后生成、成片参数绑定计划。
- ASR 字幕、TTS 配音、BGM 混音、转场包装。

---

## 4. 发布门禁

- 生产 Web 使用预构建 artifact，不在生产机执行前端构建。
- 生产部署默认跳过 API/Worker 镜像构建。
- API/Worker 只能由 runtime-builder 构建运行时镜像。
- 生产 Web `/api` 必须代理到 `xiaoxia-api-production:8000`。
- API/Worker 发布后必须 force recreate Web，避免 Nginx 静态 upstream 缓存旧 API 容器 IP。
- 未实现后端的功能不得接入 UI 调用；按钮必须禁用或页面必须显示“暂未开放”。
- 公网发布后必须至少运行：
  - `python scripts\smoke_public_auth_flow.py`
  - `python scripts\smoke_public_upload_flow.py`
  - 公开生成 smoke。
  - `python scripts\smoke_public_boundary_flow.py`
- `/health` 版本必须等于当前生产 tag。
- 资源巡检报告如有 `alerts`，不得忽略。

---

## 5. 已有防回归测试

- `apps/web/src/api/auth.test.ts`：认证用户字段归一化，防止 `user_id/email_verified` 与 `id/is_email_verified` 漂移。
- `tests/unit/test_release_scripts.py`：生产 artifact 部署、生产 Nginx 代理、Web recreate、runtime builder、版本注入、Worker 并发限制等门禁。
- `tests/unit/test_production_resource_monitoring.py`：生产资源巡检脚本和 heartbeat 报告契约。
- `tests/integration/test_projects.py`：项目详情和 workspace 上下文恢复。
- `scripts/smoke_public_auth_flow.py`：公网注册、登录、`/auth/me`、`/workspaces` smoke。
- `scripts/smoke_public_upload_flow.py`：公网工作空间、项目、素材库、上传和 ingest smoke。
- `scripts/smoke_public_boundary_flow.py`：公网匿名/非成员访问 project、asset-library、assets、upload、generation task、generation results、generated video download 边界 smoke。
- `tests/unit/test_asset_diagnosis.py`：项目素材准备度、缺口诊断和智能视图计数规则。
- `tests/unit/test_generation_preflight.py`：API 创建生成任务前必须存在 ready 视频素材。
- `apps/web/e2e/core-upload.spec.ts`：真实浏览器上传 MOV 后验证素材 ready、智能诊断展示和复核入口。
- `apps/web/e2e/core-titles.spec.ts`：真实浏览器新增标题、常用标记和搜索筛选。
- `apps/web/e2e/core-generation.spec.ts`：真实浏览器上传有效 MP4、选择标题、生成成片、回写标题使用次数、签名下载并校验 `video/mp4`。

---

## 6. 当前已知风险

### 6.1 生产机规格偏小

现状：

- CPU：2 核。
- 内存：约 1.7GiB。
- swap：已补 2GiB。
- 根分区：约 40GiB，彻底清理后巡检约 45%。

影响：

- 资源抖动可能导致 TLS/SSH/业务入口超时。
- swap 和 Worker 并发限制是缓解，不是长期扩容替代。

建议：

- 生产机升级到至少 4GiB，推荐 8GiB。

### 6.2 Gitea 已拆离生产业务机

现状：

- 构建任务运行在 runtime-builder。
- Gitea 服务本体已迁移到 runtime-builder 主机，生产业务机不再承载 Gitea。

影响：

- 生产业务机资源压力显著降低。
- 仍需持续关注小规格生产机磁盘和内存。

建议：

- 保持部署后 Docker artifact 自动清理。
- 中期仍建议扩容生产机磁盘/内存。

---

## 7. 下一步

1. 执行真实浏览器 UAT：登录 → 工作空间 → 项目 → 批量上传 → 智能诊断 → 复核 → 生成 → 下载。
2. 进入开发包 7：智能增强。
3. 处理生产资源长期风险：扩容生产机磁盘/内存或继续收紧 artifact 保留策略。
