## 2026-06-21 Production Release v0.1.0

- Tag：`v0.1.0`
- Commit：`bab6a812a6ee49f380e88e69954d641d899c4be7`
- Backup：`/root/xiaoxia-backups/20260621-160021`
- Production deploy：Gitea Actions `Deploy Production` job succeeded
- Production ports：API `8001`，Web `3002`，Postgres `5433`，Redis `6380`
- Alembic：before `002`，after `002`
- External smoke：Redis OK，OSS upload/download/delete OK，SMTP intentionally skipped
- App smoke：`/health` OK，register/login/`/auth/me` OK，workspace create OK
- Rollback：未执行；备份可用，恢复计划脚本为 `scripts/restore_postgres_plan.sh`

---

**Phase**: Phase 7 - 核心视频剪辑业务
**状态**: ✅ 已完成（P0/P1/CI-CD/真实 FFmpeg 生成已生产验证闭环）
**最后更新**: 2026-06-21 00:01 GMT+8

---

## 一、Phase 目标

根据 `F:\openclaw-saas\docs\PHASE7-DESIGN.md`，Phase 7 的目标是打通从：
- 上传素材
- 素材分类
- 发起生成
- 查看并下载成片

即完成 SaaS MVP 的核心视频剪辑主链路。

---

## 二、已完成交付清单

### 1. 核心业务能力
- [x] **素材管理**：上传、分类、查询、标签管理
- [x] **视频生成**：任务创建、自动触发 worker、真实 FFmpeg 生成、生成结果管理
- [x] **成片下载**：公网 `video/mp4` 成片 URL、规范化存储路径、宿主持久化
- [x] **前端联调**：生成页、结果页已接入并验证

### 2. 基础设施完善
- [x] 完整工业化开发体系文档已建立
- [x] 8 Agent 角色体系已定义
- [x] Git 工作流规范已确定并执行
- [x] Gitea Runner 已运行并通过真实任务验证
- [x] CI/CD 流水线已稳定（`.gitea/workflows/ci-cd.yml`）
- [x] Staging 自动部署已验证成功
- [x] Production tag 发布门禁已验证为非 tag 正常跳过
- [x] 开发环境防跑偏收敛方案已建立
- [x] 启动链文档已修正到新标准

### 3. 技术债务清理
- [x] 代码 TODO 全部处理完成（session_id in JWT, repository injection）
- [x] CI/CD 稳定性专项完成并合并
- [x] 领域模型收口完成
- [x] Repository 注入改为真实实现
- [x] 前端类型检查和构建链恢复

### 4. 测试验证
- [x] `tests/integration/test_asset_tags.py` 通过
- [x] `tests/integration/test_ingest_pipeline.py` 通过
- [x] `tests/integration/test_upload_pipeline.py` 通过
- [x] `tests/integration/test_classification_pipeline.py` 通过
- [x] `tests/integration/test_projects.py` 通过
- [x] `tests/integration/test_generation_pipeline.py` 通过
- [x] 前端 `type-check` 通过
- [x] 前端 `build` 通过
- [x] 真实 P1 smoke flow 通过：注册、登录、项目、素材库、上传、生成任务、成片结果
- [x] 真实 FFmpeg smoke flow 通过：`running → completed`、`result_count=1`、生成 5 秒 MP4
- [x] 公网成片下载验证通过：`HTTP 200`、`Content-Type: video/mp4`、MP4 文件头包含 `ftypisom`
- [x] 公网 `/health` 返回 200，服务版本 `0.1.0`

---

## 三、生产验证闭环（2026-06-20）

### 1. P0 部署链路
- [x] split infrastructure 部署脚本已收口：`infra.yml` 管 Postgres/Redis，`compose.yml` 管 API/Worker/Web
- [x] `bugfix/deploy-split-infra-ci` 已合并到 `develop`
- [x] Staging 自动部署验证成功：Gitea Runner `task 528`、`task 532`、`task 535`
- [x] 非 tag push 下 Production 部署按规则跳过：`task 529`、`task 533`、`task 536`
- [x] 当前公网健康地址为 `/health`，`/api/v1/health` 返回 404 属于预期

### 2. P1 业务主链路
- [x] 修复 worker 未注册 `worker.generate_video` 导致生成任务卡在 `pending` 的问题
- [x] `bugfix/worker-generate-video-task` 已合并到 `develop`
- [x] `worker.generate_video` 已从 `generated://...` 最小基线升级为真实 FFmpeg 生成
- [x] 真实 P1 smoke flow 已验证 `GenerationTask` 到 `completed`，`progress=100.0`，`result_count=1`

### 3. 真实 FFmpeg 生成闭环
- [x] `feature/real-ffmpeg-generation` 已合并到 `develop`
- [x] Worker 使用 FFmpeg 生成真实 MP4 文件：5 秒、1280x720、25fps
- [x] 无 OSS 配置时回退到本地 generated 文件持久化，不再因 `OSS_ACCESS_KEY_ID` 缺失失败
- [x] Nginx 已暴露 `/generated-files/` 静态路径，避免成片 URL 命中前端 HTML 假 200
- [x] Docker generated 文件卷已绑定到宿主机 `/var/lib/xiaoxia-saas-staging/generated`
- [x] 真实 smoke 验证结果：公网 URL 返回 `HTTP 200`、`Content-Type: video/mp4`、文件头包含 `ftypisom`

### 4. CI 根治优化
- [x] 诊断出 CI 慢根因：服务器到 PyPI 下载慢，`mypy==2.1.0` 大 wheel 造成 20+ 分钟等待
- [x] 新增预构建校验镜像 `xiaoxia-ci-python:3.12`
- [x] `.gitea/workflows/ci-cd.yml` 与 `.github/workflows/ci-cd.yml` 已同步使用预构建镜像
- [x] `chore/ci-prebuilt-python-image` 已合并到 `develop`，merge commit `ba06c95`
- [x] Gitea Runner `task 534` 已在真实 CI 环境验证使用 `xiaoxia-ci-python:3.12`
- [x] CI 校验阶段从 20+ 分钟降到约 57 秒

---

## 四、发布/运维完善（2026-06-21）

- [x] 生产数据库备份 runbook 已脚本化：`scripts/backup_postgres.sh`
- [x] 恢复计划脚本已脚本化且保持非破坏性：`scripts/restore_postgres_plan.sh`
- [x] Staging 临时库恢复演练已完成：backup → restore plan → restore to `xiaoxia_restore_rehearsal` → Alembic preflight → `alembic upgrade head` noop → cleanup
- [x] Bandit 已拆为 CI 独立 security scan quality gate
- [x] Staging strict 外部服务检查已执行：Redis session 通过；SMTP/OSS 因缺少真实凭证保持阻塞，不伪造验收
- [x] OSS lifecycle / 本地 fallback cleanup 策略已写入生产发布清单

---

## 五、最终收口清单（2026-06-21）

### 必须做（Phase 7 发布边界内）
- [x] 生产 Web/API/Git 域名按 hostname 分离：`saas.xiaoxiajianji.com`、`saas-api.xiaoxiajianji.com`、`git.xiaoxiajianji.com`
- [x] 生产 staging/production 基础设施分离：DB、Redis、端口、generated 路径、compose project 均独立
- [x] 生产 auth/workspace/project/media 主链路验证：注册、登录、工作空间、项目、素材库、上传、入库、分类、生成、下载均通过
- [x] 生产真实 FFmpeg 成片验证：公网下载返回 `HTTP 200` 和 `Content-Type: video/mp4`
- [x] 前端主链路去 demo/manual internal id：项目上下文通过 workspace detail route state 与 `sessionStorage` 传递
- [x] 结果页可测性增强：加载/错误状态、下载失败详情、文件大小、直链与复制 URL
- [x] 部署脚本漂移修复：staging/production 均显式 rebuild Web image；`.gitattributes` 强制 shell 脚本 LF
- [x] Staging deploy 脚本支持 `HOST_PREFIX`，兼容 CI `/host` 容器环境和宿主机直接验收
- [x] 回归测试覆盖 deploy script 关键约束：`tests/unit/test_release_scripts.py`

### 可延后（Phase 8/专项治理）
- [ ] 前端大 chunk 拆分与加载性能优化（当前 `npm run build` 通过，仅有 Vite warning）
- [ ] 测试覆盖率提升与更完整 E2E 自动化
- [ ] 监控告警体系完善
- [ ] 数据库字段命名进一步清理（当前有兼容映射）
- [ ] SMTP 真实投递启用（MVP 明确 `ENABLE_EMAIL_DELIVERY=false`）

### 不做（Phase 7 冻结项）
- [ ] 不新增运营后台/订阅/成员高级管理等非核心剪辑功能
- [ ] 不把 unsupported UI 做成假成功；没有后端支持的入口保持禁用/暂未开放
- [ ] 不再手工 `docker cp` 前端静态文件作为发布方式；只能作为事故止血，不作为验收路径
- [ ] 不把 Git 服务挂到 API 域名路径下；继续坚持 Web/API/Git hostname 分离

### 当前验证备注
- Clean staging deploy 已按 CI archive 风格执行到 Web 镜像构建阶段，证明脚本入口和 LF 问题已修复；服务器冷构建 FFmpeg/Node 依赖期间 load 一度升至 `26+`，SSH banner 超时，外部 Web 后恢复 `HTTP 200`。
- 最终发布前需在服务器负载恢复后补跑一次短 smoke：`docker ps`、staging Web chunk、`/health`、生产 Web/API health。此项是部署验收确认，不引入新功能。

## 六、遗留后续专项

以下问题不阻塞 Phase 7 完成，已纳入后续专项治理清单：

1. **数据库字段重命名**（当前通过映射兼容）
2. **测试覆盖率提升**
3. **监控告警体系完善**
4. **前端构建优化**
5. **OpenClaw 子 Agent runtime 修复**（当前暂停使用）

参考文档：`docs/SaaS-后续专项整治清单-2026-06-18.md`

---

## 七、执行策略总结

Phase 7 执行过程中的关键决策：

- **暂停 Agent 实跑**：OpenClaw runtime 存在 continuation 问题，但不阻塞主线开发
- **保留全部开发规范**：文档链、Git/CI/环境规则、质量门禁全部保持运作
- **主会话直接推进**：在保持规范的前提下，由主会话直接完成开发
- **CI/CD 专项独立**：发现的 CI 问题单独立项修复，不混入业务提交

---

## 八、验证清单

如果新会话启动后问：

1. **当前 Phase 是什么？**
   - 答：Phase 7 已完成 ✅

2. **Phase 7 交付了什么？**
   - 答：核心视频剪辑主链路（上传→分类→生成→下载），CI/CD 稳定性修复，代码 TODO 清理

3. **下一步做什么？**
   - 答：Phase 7 已收口；下一步进入 Phase 8/运营后台/监控告警/测试覆盖率等后续专项规划（参考 `docs/SaaS-后续专项整治清单-2026-06-18.md`）

4. **当前进度文档路径是什么？**
   - 答：`F:\openclaw-saas\docs\PHASE7-PROGRESS.md`

---

## 九、完成总结

**Phase 7 已全部完成**，核心视频剪辑业务主链路、P0 部署链路、P1 真实 smoke flow、CI/CD 自动化主链路、真实 FFmpeg 生成与公网成片下载均已打通并验证通过。

### 关键成果
- SaaS MVP 核心功能可用
- CI/CD 从不稳定收敛为可靠基础设施
- 代码质量债务清理完成
- 开发规范和文档体系建立完善

### 技术实现
- 领域模型：Asset / AssetLibrary / ClassificationJob / GenerationTask / GeneratedVideo
- 应用层：完整的 use case 和 repository 接口
- 基础设施：SQLAlchemy 持久化、Celery worker、OSS/本地 generated-files 存储、公开下载 URL
- 前端：React + TypeScript，生成页和结果页联调完成

**Phase 7 正式收口，可以进入下一阶段规划。** ✅
